# Cierre de Fase - SecInterp v2.8.0

## Documento de Cierre Formal de Fase de Desarrollo

Fecha de Cierre: 2026-01-25 Versión Actual: 2.8.0 Fase: Reducción de Deuda y Mejoras de UI Responsable: Antigravity (Google DeepMind Team)

## 1. Resumen Ejecutivo

La Fase v2.8.0 se centró en la transformación del núcleo arquitectónico de SecInterp hacia un modelo agnóstico y robusto para el procesamiento asíncrono. Se eliminó la deuda técnica de métodos largos y el acoplamiento estrecho con la API de QGIS en los servicios críticos, además de implementar mejoras de usabilidad solicitadas por los usuarios.

## 2. Logros Principales

### Infraestructura y Core

- Desacoplamiento Arquitectónico: Implementado un flujo de datos basado en WKT y tipos primitivos (“Extract-then-Compute”), eliminando dependencias de C++ en hilos de fondo.

- Refactorización de Servicios: Fragmentación granular de `GeologyService` y `DrillholeService`, reduciendo significativamente la complejidad ciclomática.

- Mocks Geométricos: Implementación de funcionalidades avanzadas en la suite de pruebas para soportar cálculos espaciales en entornos sin GUI.

### Funcionalidades y UI

- Control de Leyenda: Implementado checkbox de visibilidad para la leyenda en el Preview con persistencia total (Proyecto/Global).

- Simplificación de UI Logic: Reducción de ~100 líneas de código en `PreviewManager` delegando la preparación de tareas a los servicios.

### Calidad y Documentación

- Estabilidad Docker: 100% de éxito en la suite de pruebas (359 tests OK).

- Sphinx Fix: Restaurado el build de documentación API mediante mocks de anotaciones diferidas.

## 3. Desafíos Enfrentados y Soluciones

- Thread Safety en QGIS: Se resolvieron crashes aleatorios al mover el cálculo pesado a `QgsTask` con datos completamente desacoplados.

- Mock Pollution: Se implementó aislamiento de procesos en Docker para evitar interferencia entre tests unitarios que comparten estado global.

## 4. Deuda Técnica Acumulada

- 🟡 Moderada: Implementar suite de tests de integración 3D específica (en fase de boceto).

- 🟢 Menor: Optimización del buffer de mediciones para tramos extremadamente largos (>100k puntos).

## 5. Métricas del Proyecto

Métrica | Valor | Estado
--- | --- | ---
Tests Totales | 359 | ✅ 100% Pass
Quality Score | 54.6 / 100 | 🟡 Estable
Cobertura Type Hints | >75% | ✅ Alta
Complejidad Máxima | < 15 | ✅ Excelente

## 6. Conclusión y Recomendaciones

Fase finalizada con éxito. El Core está ahora en su estado más estable y mantenible desde el inicio del proyecto. Se recomienda iniciar la v2.9.0 enfocándose en análisis avanzado de túneles y secciones no-rectas.