# Cierre de Fase - SecInterp v2.8.0
## Documento de Cierre Formal de Fase de Desarrollo

**Fecha de Cierre:** 2026-01-25
**Versión Actual:** 2.8.0
**Fase:** Reducción de Deuda y Mejoras de UI
**Responsable:** Antigravity (Google DeepMind Team)

---

## 1. Resumen Ejecutivo
La Fase v2.8.0 se centró en la transformación del núcleo arquitectónico de SecInterp hacia un modelo agnóstico y robusto para el procesamiento asíncrono. Se eliminó la deuda técnica de métodos largos y el acoplamiento estrecho con la API de QGIS en los servicios críticos, además de implementar mejoras de usabilidad solicitadas por los usuarios.

## 2. Logros Principales

### Infraestructura y Core
- **Desacoplamiento Arquitectónico**: Implementado un flujo de datos basado en WKT y tipos primitivos ("Extract-then-Compute"), eliminando dependencias de C++ en hilos de fondo.
- **Refactorización de Servicios**: Fragmentación granular de `GeologyService` y `DrillholeService`, reduciendo significativamente la complejidad ciclomática.
- **Mocks Geométricos**: Implementación de funcionalidades avanzadas en la suite de pruebas para soportar cálculos espaciales en entornos sin GUI.

### Funcionalidades y UI
- **Control de Leyenda**: Implementado checkbox de visibilidad para la leyenda en el Preview con persistencia total (Proyecto/Global).
- **Simplificación de UI Logic**: Reducción de ~100 líneas de código en `PreviewManager` delegando la preparación de tareas a los servicios.

### Calidad y Documentación
- **Estabilidad Docker**: 100% de éxito en la suite de pruebas (359 tests OK).
- **Sphinx Fix**: Restaurado el build de documentación API mediante mocks de anotaciones diferidas.

## 3. Desafíos Enfrentados y Soluciones
- **Thread Safety en QGIS**: Se resolvieron crashes aleatorios al mover el cálculo pesado a `QgsTask` con datos completamente desacoplados.
- **Mock Pollution**: Se implementó aislamiento de procesos en Docker para evitar interferencia entre tests unitarios que comparten estado global.

## 4. Deuda Técnica Acumulada
- **🟡 Moderada**: Implementar suite de tests de integración 3D específica (en fase de boceto).
- **🟢 Menor**: Optimización del buffer de mediciones para tramos extremadamente largos (>100k puntos).

## 5. Métricas del Proyecto
| Métrica | Valor | Estado |
| :--- | :--- | :--- |
| Tests Totales | 359 | ✅ 100% Pass |
| Quality Score | 54.6 / 100 | 🟡 Estable |
| Cobertura Type Hints | >75% | ✅ Alta |
| Complejidad Máxima | < 15 | ✅ Excelente |

## 6. Conclusión y Recomendaciones
Fase finalizada con éxito. El Core está ahora en su estado más estable y mantenible desde el inicio del proyecto. Se recomienda iniciar la v2.9.0 enfocándose en análisis avanzado de túneles y secciones no-rectas.
