# Cierre de Fase - SecInterp v2.6.0
## Documento de Cierre Formal de Fase de Desarrollo

**Fecha de Cierre:** 2026-01-09
**Versión Actual:** 2.6.1
**Fase:** Infraestructura, Calidad y Pruebas Nativa
**Responsable:** Juan M. Bernales (Antigravity)

---

## 1. Resumen Ejecutivo

La fase **v2.6.0** se ha centrado en fortalecer los cimientos técnicos del proyecto, moviéndose de un entorno puramente virtualizado a pruebas de integración reales en QGIS. Se ha logrado una mejora drástica en la calidad del código mediante la reducción de complejidad y la estandarización de herramientas de desarrollo.

**Logros Clave:**
- ✅ Implementación de **Tests de Integración Nativa** (10 tests passing en QGIS headless).
- ✅ Configuración de **CI/CD Automatizado** con imágenes oficiales de QGIS.
- ✅ Reducción de **Complejidad Ciclomática** en exportadores críticos (CC <= 5).
- ✅ Implementación de **Benchmarks de Performance** para monitorizar regresiones.
- ✅ Cobertura completa de **Type Hints** en módulos de validación y GUI.

---

## 2. Logros Principales

### 2.1 Infraestructura y DevOps
- **Docker Avanzado**: Migración a `qgis/qgis:latest` para paridad total entre desarrollo y producción.
- **GitHub Actions**: Pipeline robusto que ejecuta tests unitarios y de integración en cada push.
- **Entorno Headless**: Configurado perfectamente con `offscreen` para ejecución fluida en entornos sin servidor X.

### 2.2 Calidad y Testing
- **Tests de Integración**: Validación real de flujos de interpretación, medición y exportación 3D.
- **Benchmarks**: Suite dedicada para medir tiempos en operaciones geométricas masivas y exportación de datos.
- **Mocks Reales**: Estabilización del sistema de mocks para evitar "pollution" entre tests de GUI.
- **Validación Harmonizada**: Desacoplamiento de la lógica de validación de los widgets de la interfaz.

---

## 3. Desafíos Enfrentados y Soluciones

### 3.1 Gestión de Hilos y Crashes de QGIS
- **Problema**: Segfaults aleatorios al acceder a la API de QGIS desde hilos secundarios.
- **Solución**: Implementación del patrón **"Extract-then-Compute"** usando `QgsTask` nativo, asegurando que el procesamiento asíncrono no toque el estado de QGIS.

### 3.2 Mocking de Componentes GUI Complejos
- **Problema**: `StopIteration` y errores de inicialización en tests de GUI por contaminación de estado.
- **Solución**: Aggressive reset en `tearDown` y creación de mocks especializados (`MockQListWidget`, etc.) en `base_test.py`.

---

## 4. Deuda Técnica Acumulada

### 4.1 Deuda Técnica Moderada (Prioridad para v2.7.0)
- **🟡 Documentación de API (Sphinx)**: Pospuesto para priorizar estabilidad de tests.
- **🟡 Logging Centralizado**: Estructura básica presente, pero requiere unificar todos los servicios.
- **🟡 Validación de Schemas**: Implementar Pydantic para el manejo de configuraciones JSON complejas.

### 4.2 Deuda Técnica Menor
- **🟢 Limpieza de Imports**: Algunas referencias legacy en el directorio `research/`.
- **🟢 Refactorización de Nombres**: Sincronizar nomenclaturas menores entre el core y la capa de servicios.

---

## 5. Métricas del Proyecto

| Métrica | Valor |
|---------|-------|
| **Tests Totales** | 312 (Unitarios + Integración) |
| **Estado de Suite** | 100% OK ✅ |
| **Pylint Score** | 10.0/10 |
| **CC Máxima (Exporters)** | 5 |
| **Status CI/CD** | Operativo (GitHub Actions) |

---

## 6. Conclusión y Recomendaciones

La fase v2.6.0 ha sido un éxito rotundo en términos de **estabilización**. El plugin ahora cuenta con una red de seguridad (tests e integración) que permite iterar con confianza.

**Próxima Fase (v2.7.0):**
1. Implementar Documentación Sphinx Automatizada.
2. Centralizar sistema de Logging.
3. Evaluar e iniciar validación de schemas con Pydantic.

---
**Documento generado por Antigravity**
**Fecha:** 2026-01-09
